Bàn giao mặt bằng tuyến chính dự án cao tốc Bắc-Nam

Chiều 19.12, tại UBND xã Phước Thành, UBND huyện Tuy Phước tổ chức Lễ bàn giao mặt bằng thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông, giai đoạn 2021-2025, đoạn qua địa bàn huyện Tuy Phước. Tham dự buổi lễ có các ông Trần Thanh Dũng-Giám đốc sở Giao thông vận tải; Trần Kỳ Quang-Phó Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Lê Minh đại diện Ban Quản lý dự án 85; Nguyễn Văn Hùng-TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Ngọc Xuân-UVBTV, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện cùng các thành viên Hội đồng bồi thường GPMB.
Quang cảnh Lễ bàn giao
Dự án qua địa phận huyện Tuy Phước có chiều dài 10,14 km, trong đó xã Phước An 4,68 km và xã Phước Thành hơn 5,4 km; ảnh hưởng 1.060 hộ với diện tích đất cần thu hồi 79,63 ha. UBND huyện Tuy Phước đã phê duyệt 4 phương án bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) với tổng giá trị là 62,3 tỷ đồng/ 512 trường hợp với diện tích 55,76 ha/79,36 ha, đạt 70%; với chiều dài tuyến 7,23 km/10,14 km (đối với tuyến chính) và 638 mộ/745 mộ (đạt 85,6%).

Hiện nay, UBND huyện đã chi trả cho hơn 500 trường hợp đất nông nghiệp và mộ với số tiền 49,7 tỷ đồng. Đối với các trường hợp còn lại, UBND huyện đang thỏa thuận với Ban Quản lý Dự án (QLDA) 85 để tiến hành phê duyệt 2 phương án với tổng giá trị 24,2 tỷ đồng; dự kiến đến trước ngày 31.12.2022, UBND huyện sẽ phê duyệt thêm 2 phương án với tổng số tiền là 18,5 tỷ.
Lễ bàn giao
Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Xuân cho biết: Để hoàn thành các đoạn còn lại của dự án, UBND huyện đề nghị Ban QLDA 85 bàn giao cọc mốc đối với bãi tập kết vật liệu và bãi đổ thải để địa phương triển khai thực hiện công tác GPMB và phối hợp trong công tác góp ý thỏa thuận hồ sơ thiết kế và phương án GPMB tốt hơn. UBND huyện chỉ đạo Hội đồng bồi thường, GPMB huyện nỗ lực hơn nữa trong xây dựng kế hoạch, tập trung nhân lực đẩy nhanh việc hoàn thiện hồ sơ xây dựng khu tái định cư, khu cải táng; lập dự án GPMB đoạn còn lại và tiến hành chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo quy định; phối hợp với các ban ngành của tỉnh, huyện để giải quyết vướng mắc phát sinh (nếu có) để tiếp tục bàn giao mặt bằng giai đoạn 2 đảm bảo tiến độ đề ra. Các địa phương tăng cường công tác quản lý đất đai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cho người dân bị ảnh hưởng hiểu về tính cấp thiết của dự án. UBND huyện mong nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng tiếp tục phối hợp, ủng hộ và đồng hành với các cấp hoàn thành dự án theo đúng tiến độ.

Tác giả bài viết: Tấn Hùng - Trung tâm VH - TT - TT huyện